ریخت و پاش خانواده سلطنتی برای تعمیرات کاخ باکینگهام

کاخ باکینگهام با ۷۷۵ اتاق، از جمله ۵۲ اتاق خواب سلطنتی و مهمان، ۱۸۸ اتاق خواب کارکنان، ۷۸ حمام و ۹۲ دفتر کار، پروژه بازسازی پرهزینه‌ای داشته است

کد خبر: ۱۲۸۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۲

راستان | بر اساس یک گزارش جدید که اعلام کرد دوسوم بودجه ۳۶۹ میلیون پوندی بازسازی کاخ تاکنون خرج شده است، آسیب‌های ساختاری و کشف آزبست در کاخ باکینگهام «می‌توانست از قبل پیش‌بینی شود».

عملیات تعمیرات گسترده این کاخ قرن هجدهمی از سال ۲۰۱۷ آغاز شد تا سیستم‌های لوله‌کشی، لوله‌ها، سیم‌ها و سیستم گرمایش که [قدمت] برخی از آن‌ها به دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ می‌رسد، به‌روزرسانی شوند.

در دو سال آینده، قرار است ۱۰۰ میلیون پوند دیگر برای برنامه تعمیرات هزینه شود.

کاخ باکینگهام با ۷۷۵ اتاق، از جمله ۵۲ اتاق خواب سلطنتی و مهمان، ۱۸۸ اتاق خواب کارکنان، ۷۸ حمام و ۹۲ دفتر کار، پروژه بازسازی پرهزینه‌ای داشته است.

با وجود اینکه برنامه کلی همچنان در چارچوب بودجه [تعیین شده] باقی مانده، گزارش دفتر ملی حسابرسی (ان‌اِی‌او) نشان داده است که برخی پروژه‌های مجزا، افزایش هزینه داشته‌ و بیشتر از حد انتظار طول کشیده‌اند.

این گزارش می‌گوید: «برخی از دلایل افزایش هزینه‌ها و تاخیرها خارج از کنترل خانواده سلطنتی بوده‌اند؛ به عنوان نمونه کووید‌ــ۱۹، تورم متغیر و مشکلات زنجیره تامین.»

«چالش‌های دیگر از جمله کشف آزبست بیشتر و آسیب‌های ساختاری بیش از حد انتظار‌ــ که در برنامه‌های میراث [فرهنگی و تاریخی] معمول است‌ــ غیرمنتظره نبودند [و می‌توانستند پیش‌بینی شوند.]»

ضلع شرقی تازه‌بازشده بیش از دو سال دیرتر از برنامه تکمیل شد و  تا مارس ۲۰۲۴، مخارج آن ۷۸ درصد بیش از هزینه براورد‌شده بود. سایر پروژه‌ها مانند گالری تصاویر و سقف با ۲۵ درصد کمتر از هزینه پیش‌بینی‌شده، تمام شدند.

تاکنون ۳.۵ کیلومتر سیم‌کشی خطرناک، مخازن آب گرم جدید، توالت‌ها، آسانسورها و یک پلکان ورودی قابل‌دسترس از جمله بهینه‌سازی‌هایی به شمار می‌روند که صورت گرفته‌اند.

گرت دیویس، رئیس دفتر ملی حسابرسی، گفت: «برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت پروژه به این برنامه امکان داد که تاکنون در چارچوب بودجه تعیین‌شده باقی بماند و به‌خوبی جوابگوی چالش‌هایی مانند همه‌گیری باشد.»

«خانواده سلطنتی برای تعامل با متولیان [پروژه بازسازی] تلاش زیادی کردند و کاخ در تمام مدت قابل استفاده باقی ماند. در این [پروژه‌]،  برای پروژه‌های میراث فرهنگی و آن‌هایی که در محیط فعال انجام می‌شوند، درس‌های مهمی وجود دارد.»

«اگرچه با نزدیک شدن برنامه به پایان همچنان ریسک‌هایی وجود دارد، اگر این ریسک‌ها به‌طور موثری مدیریت شوند، نتیجه اصولا باید از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد.»

در سپتامبر ۲۰۲۳، براورد شد که خسارت وارده ناشی از کشف آزبست در طبقه زیرین، حذف آن و تغییر در راهبرد [نوسازی] بالغ بر ۱۰.۱ میلیون پوند است.

این گزارش افزود که آزبست در قسمت‌های دیگری نیز کشف شده که تاثیر بیشتری روی پروژه‌ها داشته است.

خانواده سلطنتی همچنین مواردی از «آسیب‌های تاریخی» و آسیب‌های قابل‌توجه را در تیرها و طاق‌های ضربی کاخ پیدا کرده‌اند. بر اساس این گزارش، این تعمیرات بالغ بر ۳.۱ میلیون پوند هزینه داشته است.

همه‌گیری کووید‌ــ۱۹ نیز برنامه [تعمیرات و بازسازی] را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که خانواده سلطنتی براورد کردند که به مخارج کلی آن ۲۲.۵ میلیون پوند شد.

با وجود برخی مشکلات، هنوز انتظار می‌رود که این پروژه با ۱.۶ میلیون پوند کمتر از بودجه [تعیین‌شده] به پایان برسد؛ در بدترین حالت ۵.۹ میلیون پوند بیش از بودجه و در بهترین سناریو، ۸.۳ میلیون پوند کمتر از بودجه [پیش‌بینی‌شده].

در گزارش دفتر ملی حسابرسی (ان‌اِی‌او)، منتشرشده در روز سه‌شنبه اعلام شد که کار روی خدمات [و زیرساخت‌های] ضروری و ضلع غربی، همچنین ضلع‌‌های شمالی و جنوبی که هنوز کار اصلی روی آن‌ها آغاز نشده است، ظرف سه سال آینده تکمیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برای «کاهش وابستگی‌ها بین پروژه‌ها» کارها روی ضلع‌های شمالی و جنوبی هم‌زمان انجام خواهد شد، و می‌افزاید که «این خطر وجود دارد که برای مدیریت این کارها، ظرفیت کافی در دفتر مدیریت برنامه داخلی (پی‌ام‌او) کاخ وجود نداشته باشد.»

دفتر ملی حسابرسی اعلام کرد که دفتر مدیریت برنامه داخلی براورد کرده است که ۱۱ درصد از کل بودجه‌ــ ۴۰.۸ میلیون پوند‌ــ صرف هزینه‌های مدیریتی خواهد شد.

این پروژه در دو سال آخر آن ۱۰۰ میلیون پوند خرج خواهد کرد و انتظار می‌رود ۵۱.۵ میلیون پوند را در سال آخر برنامه هزینه کند.

ایندیپندنت